# 危大方案编审进度看板

中国港湾中东区域公司 技术部 · 2026年6月 · 数据截止 2026-06-08
1. 年度认定中港科技便〔2026〕6号
43
安全专项总数
一般类27
超规类16
覆盖 7 个项目
≥2026年开工
2. OA有效登记排除已作废
52
有效登记总数
一般类30
超规类22
登记率 121%（52/43）
≥2026年开工
3. 按国别分布 · 分层条形图
一般类超规类
4. 审批进度 & 三色预警信号
5
预警总计
🔴
0
红色
🟠
1
橙色
🟡
4
黄色
23
未完成审批
🔴 在实施未审批🟠 ≤30天🟡 ≤45天
56%
审批完成率
已审批 29未审批 23 / 总计 52

登记率未达100%的项目（认定→OA） | 认定 | OA | 缺口
--- | --- | --- | ---
阿联酋阿布扎比马斯努阿岛水工项目 | 2 | 0 | 2

※ 1 个认定项目未在OA登记 · 项目名称为近似匹配
中国港湾中东区域公司 技术部1 / 2

# 预警信号明细清单

共 5 项预警

信号 | 类型 | 项目名称 | 方案名称 | 当前状态 | 计划开工 | 距开工
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
🟠 | 超规类 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | BHS处理中心/GSE隧道现浇板专项施工方案（4包） | 已添加、未实施 | 2026-06-10 | 2天
🟡 | 超规类 | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 模板支立工程专项方案 | 未审批、未实施 | 2026-07-10 | 32天
🟡 | 超规类 | 阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 深基坑开挖方案 | 未审批、未实施 | 2026-07-15 | 37天
🟡 | 超规类 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 处理中心现浇倒T梁专项施工方案（4包） | 审批中、未实施 | 2026-07-20 | 42天
🟡 | 一般类 | 阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | T梁预制、运输和安装专项施工方案（4包） | 已添加、未实施 | 2026-07-20 | 42天

📐 预警规则：🟠 橙色 ≤30天未审批 · 🟡 黄色 ≤45天未审批 · 🔴 红色 在实施未审批（本月0项）
中国港湾中东区域公司 技术部2 / 2