# 🏗️ 中东区域公司 · 技术部月报台账看板

数据日期：2026-06-08 | 生成时间：2026-06-08 | 数据来源：OA项管平台

## 📋 危大方案编审进度

有效方案总数228
超一定规模116
已审批112
审批率49%
预警信号5
覆盖项目126

## 🔄 项目启动动态跟踪

跟踪项目数80
总任务数5290
已完成1443
逾期803
完成率27%

## 💰 营业额与产值

活跃在建项目47
签约合同额$104万
本年营业收入$5万
本月营业收入$0万
累计营业收入$26万

## 📋 危大方案编审 — 项目排行 Top 15

项目名称 | 方案总数 | 已审批 | 超规 | 预警 | 审批率 | 国别
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 35 | 20 | 13 | 🟠1 | 57% | 阿拉伯联合酋长国
沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程 | 11 | 11 | 7 | - | 100% | 沙特阿拉伯
沙特利雅得南二环路第三标段项目 | 10 | 10 | 2 | - | 100% | 沙特阿拉伯
阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目 | 9 | 7 | 5 | - | 78% | 阿拉伯联合酋长国
沙特吉达市中心综合开发基础设施项目 | 7 | 7 | 3 | - | 100% | 沙特阿拉伯
沙特吉赞基础下游工业城保税区至人工岛连接桥项目 | 6 | 6 | 3 | - | 100% | 沙特阿拉伯
阿联酋哈伊马角永利岛连接桥 | 6 | 6 | 1 | - | 100% | 阿拉伯联合酋长国
阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 4 | 0 | 2 | - | 0% | 苏丹
阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程 | 4 | 4 | 0 | - | 100% | 阿拉伯联合酋长国
沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目 | 3 | 3 | 2 | - | 100% | 沙特阿拉伯
沙特红海舒莱亚码头及潜水中心项目 | 3 | 3 | 0 | - | 100% | 沙特阿拉伯
阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目 | 3 | 0 | 1 | - | 0% | 阿拉伯联合酋长国
阿联酋阿布扎比瑞姆岛7号和8号跨海桥工程 | 3 | 2 | 3 | - | 67% | 阿拉伯联合酋长国
沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程 | 3 | 3 | 2 | - | 100% | 沙特阿拉伯
沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目 | 3 | 3 | 1 | - | 100% | 沙特阿拉伯

## 🔄 项目启动跟踪 — 逾期项目 Top 15

项目名称 | 总任务 | 已完成 | 逾期 | 完成率 | 进度
--- | --- | --- | --- | --- | ---
阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目 | 64 | 1 | 39 | 2% |
沙特苏盖克电厂缆桩修复工程项目 | 66 | 21 | 32 | 32% |
卡塔尔道路运营及维护框架项目 | 66 | 6 | 30 | 9% |
阿联酋高铁迪拜段土建项目 | 66 | 10 | 29 | 15% |
沙特利雅得南二环路第三标段项目 | 65 | 5 | 28 | 8% |
沙特红海拉赫克岛疏浚吹填工程 | 67 | 22 | 22 | 33% |
阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目 | 66 | 5 | 22 | 8% |
阿联酋阿布扎比西部三岛水工项目 | 66 | 8 | 22 | 12% |
沙特海尔港钢厂前期工作土方工程 | 67 | 20 | 20 | 30% |
沙特吉达市中心综合开发基础设施项目 | 67 | 16 | 20 | 24% |
阿联酋阿布扎比马斯努阿岛水工项目 | 64 | 16 | 20 | 25% |
阿联酋富查伊拉军港扩建附属设施包 | 65 | 9 | 20 | 14% |
阿联酋阿布扎比沙哈马港升级改造项目 | 64 | 13 | 19 | 20% |
沙特穆卡布四方城土方包 | 67 | 21 | 18 | 31% |
沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程 | 67 | 21 | 17 | 31% |

## 💰 活跃在建项目营收 Top 15

项目名称 | 合同额($万) | 本年营收($万) | 本月营收($万) | 累计营收($万) | 国别
--- | --- | --- | --- | --- | ---
阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目 | 252,910 | 22,008 | 0 | 22,008 |
沙特未来城OXAGON港T1码头堆场包项目 | 31,919 | 3,798 | 0 | 13,481 |
沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程 | 20,520 | 3,216 | 0 | 15,127 |
阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目 | 15,134 | 2,891 | 0 | 9,840 |
沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程 | 14,844 | 2,260 | 0 | 2,260 |
沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目 | 153,372 | 2,073 | 0 | 2,104 |
沙特利雅得德拉伊耶门二期土方包项目 | 20,228 | 2,068 | 0 | 8,898 |
沙特利雅得塞德拉二期基础设施项目 | 23,407 | 1,970 | 0 | 11,911 |
沙特红海舒莱亚码头及潜水中心项目 | 5,806 | 1,519 | 0 | 7,457 |
阿联酋哈伊马角永利岛连接桥 | 6,532 | 1,392 | 0 | 4,520 |
阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程 | 13,492 | 1,384 | 0 | 4,040 |
沙特利雅得四方城土方包一期B包 | 12,411 | 1,347 | 0 | 8,431 |
沙特吉达市中心综合开发基础设施项目 | 76,463 | 1,295 | 0 | 26,077 |
阿联酋阿布扎比西部三岛水工项目 | 5,550 | 981 | 0 | 981 |
沙特利雅得南二环路第三标段项目 | 45,027 | 902 | 0 | 8,403 |