序号,数据来源,工作表,所属区域,所属国别,项目名称,方案名称,编制单位,工程类别,分部工程类别,方案等级,是否超一定规模,工程特点/说明,计划开工日期,方案计划报审日期
40,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-建筑类项目.xlsx,表1-专项施工方案,中东,沙特,沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目,预制看台安装方案,中交第二公路工程局有限公司,房屋建设和市政基础设施工程,起重吊装及起重机械安装拆卸工程,危大,否,预制看台安装时1个台阶为1个预制单元，共24种不同截面面积的预制单元，总计750片预制单元，其中单片最大重量为9.3t。,2026-07-01,2026-05-15
41,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-建筑类项目.xlsx,表1-专项施工方案,中东,沙特,沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目,钢结构施工方案,中建钢构承包有限公司,房屋建设和市政基础设施工程,起重吊装及起重机械安装拆卸工程,危大,是,屋面钢结构最大跨度118.8m（跨度大于36m）最大起吊重量为111.3t（大于300kN），大跨度屋面桁架采用650T履带吊超起副臂工况进行吊装，属于超危大工程。,2026-05-23,2026-04-05
42,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-建筑类项目.xlsx,表1-专项施工方案,中东,沙特,沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目,幕墙施工方案,中建装饰绿创科技有限公司,房屋建设和市政基础设施工程,其它,危大,否,幕墙包括GFRC面板围护系统：内侧墙采用直立锁边金属面板系统，在金属面板外侧设置夹具固定铝合金横向龙骨，GFRC通过挂接固定在横向龙骨上；主入口瀑布玻璃幕墙系统：采用双夹胶中空弯弧玻璃，竖向采用预应力拉索固定，横向采用不锈钢钢板进行粘框固定；次入口瀑布玻璃幕墙系统：采用双夹胶中空玻璃，钢龙骨结构系统；,2026-08-22,2026-07-08
43,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-建筑类项目.xlsx,表1-专项施工方案,中东,沙特,沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目,高支模专项施工方案,中交第二公路工程局有限公司,房屋建设和市政基础设施工程,模板工程及支撑体系,危大,是,Arena场馆部分区域梁板模板搭设高度为10m，超过8m，属于超危大工程。,2026-03-20,2026-02-10
44,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-建筑类项目.xlsx,表1-专项施工方案,中东,沙特,沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目,650t履带吊安拆施工方案,中建钢构承包有限公司,房屋建设和市政基础设施工程,起重吊装及起重机械安装拆卸工程,危大,否,大型设备安装与拆卸作业。,2026-07-25,2026-06-25
45,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-建筑类项目.xlsx,表1-专项施工方案,中东,沙特,沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目,别墅主体结构安装专项施工方案,中交四航局二公司,房屋建设和市政基础设施工程,起重吊装及起重机械安装拆卸工程,危大,否,装配式结构吊装,2026-04-01,2026-01-31
191,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,处理中心专项施工方案(4包）,中交四航局二公司(4包）,民航工程,模板工程及支撑体系,危大,否,"BHS 行李处理中心底板578m*386m,底板厚度为 2.7m；方形立柱2m*2m,柱高14m，共845根；外围墙厚2m，墙高15.6m，分两次浇筑，翻模施工。
（补充一下高度、跨度、荷载等参数。现浇梁已单独提出来）",2026-03-10,2026-01-20
192,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,GSE&BHS隧道施工专项施工方案(4包）,中交四航局二公司(4包）,民航工程,模板工程及支撑体系,危大,否,"GSE&BHS 隧道总线路长，根据服务功能及提交场地节点划分6个段落，隧道两侧附属建筑多，隧道截面型式多样;
侧墙厚1.2m，高10m，底板厚2m，中间板0.5&0.7m。最大层高6.2m，施工总荷载53kN/m2",2026-03-28,2026-02-10
193,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,T梁预制、运输和安装专项施工方案(4包）,中交四航局二公司(4包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,危大,否,"起重机荷载、堆放的梁片荷载或振动可能引发基坑边坡滑移或坍塌;
基坑内空间狭窄，存在已安装的结构、支撑、降水井点等障碍物，增加了吊装和就位的难度与风险。
预制T梁长15-20m,梁高1.6m ，最大吊重60t。",2026-05-13,2026-03-14
194,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,临时用电施工组织设计(4包）,中交四航局二公司(4包）,电力工程,其他,危大,否,"1.从界面站到各标段11kV开关站的11kV电缆的供应、安装及（项目结束时的）拆除;
2.11kV开关站的运行与维护;
3.用电接口距离营地、生产区距离远，现场用电需求大，供电等级高。",2026-02-28,2026-01-10
195,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,BHS处理中心/GSE隧道现浇板专项施工方案(4包）,中交四航局二公司(4包）,民航工程,模板工程及支撑体系,危大,是,"1.GSE 节点处底板厚 3m、顶板厚 4m，对混凝土控裂要求高；
2.现浇板最大厚度为4m，支架现浇方案,支架高6.7m，施工总荷载103KN/m2。",2026-05-15,2026-02-05
196,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,处理中心现浇倒T梁专项施工方案(4包）,中交四航局二公司(4包）,民航工程,模板工程及支撑体系,危大,是,"1.倒T梁截面底宽5/4.5m,截面高3.1/2.8m；
2.平均支架搭设高度为14m，梁体尺寸、重量大。
3.施工总荷载240kN/m2。",2026-04-15,2025-01-15
197,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,塔吊施工监管方案(4包）,中交四航局二公司(4包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,危大,否,"塔吊参数R7527;R7020;R7025,工作半径70&75，独立高度60m，端头起重量2t～2.7t",2026-03-25,2026-01-15
198,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,龙门吊施工监管方案(4包）,中交四航局二公司(4包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,危大,是,"龙门吊参数：48m跨*24m高，27跨*12m高,43跨*15m高，专业安拆公司：郑州华中建机，芜湖恒建起重机公司，南京东方登峰重工",2026-03-20,2026-01-20
199,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,混凝土拌和站施工监管方案(4包）,中交四航局二公司(4包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,危大,否,最大起重件为搅拌站主机，重13t，其他大件制冰机9t。,2026-03-18,2026-01-18
200,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,履带吊安装和拆卸专项施工方案(4包）,中交四航局二公司(4包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,危大,是,"自有100t,150t，350t履带吊",2026-03-25,2025-01-15
201,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,APM隧道现浇段顶板模板及支撑体系专项施工方案(2包）,中交一航局三公司（2包）,民航工程,模板工程和支撑体系,危大,是,现浇板厚度较大，施工总荷载大于15kN/m2,2026-11-20,2026-10-05
202,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,GSE隧道现浇段顶板模板及支撑体系专项施工方案(2包）,中交一航局三公司（2包）,民航工程,模板工程和支撑体系,危大,是,现浇板厚度较大，施工总荷载大于15kN/m2,2026-04-20,2026-03-05
203,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,APM隧道预制梁安装专项施工方案(2包）,中交一航局三公司（2包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,危大,否,/,2026-11-15,2026-10-01
204,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,GSE隧道预制梁安装专项施工方案(2包）,中交一航局三公司（2包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,危大,否,/,2026-04-30,2026-03-20
205,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,混凝土拌合站钢结构料仓大棚安装专项施工方案(2包）,中交一航局三公司（2包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,危大,否,最大起重重量约15t,2026-03-25,2026-02-10
206,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,钢筋加工厂钢结构大棚专项施工方案(2包）,中交一航局三公司（2包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,危大,否,/,2026-03-25,2026-02-10
207,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,预制场龙门吊安装专项施工方案,中交一航局三公司（2包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,危大,是,10t门机2台，40t门机2台。专业分包未确定,2026-03-25,2026-02-05
208,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,预制场龙门吊拆卸专项施工方案,中交一航局三公司（2包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,危大,否,10t门机2台，40t门机2台。专业分包未确定,2027-06-25,2027-06-05
209,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,履带吊安装专项施工方案,中交一航局三公司（2包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,危大,是,200t履带吊。专业分包未确定,2026-04-20,2026-02-25
210,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,履带吊拆除专项施工方案,中交一航局三公司（2包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,危大,否,200t履带吊。专业分包未确定,2027-06-25,2027-06-05
211,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,临时用电施工组织设计(2包）,中交一航局三公司（2包）,电力工程,电力通用_其他,危大,否,电设备在5台及以上总容量大于50kw,2026-03-10,2026-01-05
212,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,隧道顶板专项施工方案（3包）,中交二航局一公司(3包）,民航工程,模板工程及支撑体系,危大,是,施工总荷载70.28kN/m2，模板支架需进行专项设计，施工安全风险高。,2026-04-25,2026-02-20
213,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,预制构件安装专项施工方案（3包）,中交二航局一公司(3包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,危大,是,最大起重量约60t，起重吊装风险、高处坠落风险。施工作业时间长，施工期安全管理难度大，应重点加强起重吊装安全施工管理措施。,2026-04-30,2026-03-01
214,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,搅拌站建设专项施工方案（3包）,中交二航局一公司(3包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,危大,否,搅拌站混凝土罐安装过程设计起重吊装作业以及高处作业，施工风险较高。,2026-03-10,2026-01-05
215,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,场站建设施工方案（3包）,中交二航局一公司(3包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,危大,否,厂房以及门机安装过程设计起重吊装作业以及高处作业，施工风险较高。,2026-03-10,2026-01-20
216,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,塔吊安装专项施工方案（3包）,中交二航局一公司(3包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,危大,否,东部节点及西部节点6台塔吊同步施工，施工风险较高。,2026-03-10,2026-01-10
217,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,塔吊拆除专项施工方案（3包）,中交二航局一公司(3包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,危大,否,东部节点及西部节点6台塔吊同步施工，施工风险较高。,2027-06-15,2027-05-15
218,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,门机安装专项施工方案（3包）,中交二航局一公司(3包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,危大,是,预制梁场门机共计3台，跨度33m，单台门机最大吊重40t，施工周期长，施工风险较高。,2026-03-10,2026-01-10
219,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,门机拆除专项施工方案（3包）,中交二航局一公司(3包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,危大,否,预制梁场门机共计3台，跨度33m，单台门机最大吊重40t，施工周期长，施工风险较高。,2027-06-15,2027-05-15
220,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,履带吊安拆专项施工方案（3包）,中交二航局一公司(3包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,危大,是,280t履带吊。专业分包未确定,2026-03-10,2026-01-10
221,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,临时用电专项施工方案（3包）,中交二航局一公司(3包）,电力工程,电力通用_其他,危大,否,,2026-03-10,2026-01-10
228,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,沙特,沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程项目,厂棚D钢结构安装专项施工方案,中交二航局一公司,房屋建设和市政基础设施工程,其它,危大,是,厂棚D钢结构跨度43m,2026-03-05,2026-01-15
229,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋阿布扎比马斯努阿岛水工项目,钢管桩打设专项施工方案,中交一航局三公司,水运工程,桥涵工程,危大,否,履带吊配振动锤。专业分包作业,2026-09-10,2026-08-20
230,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋阿布扎比马斯努阿岛水工项目,方块吊装专项施工方案,中交一航局三公司,水运工程,起重吊装工程,危大,是,400t履带吊，水下安装，方块起重量超过30T,2026-06-01,2026-05-20
232,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇码头项目,卡尔巴钢板桩围堰专项施工方案,中交一航局三公司,水运工程,大型临时工程,危大,否,精度要求高，处于外海作业，作业难度较大,2026-05-01,2026-03-15
233,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇码头项目,卡尔巴方块安装起重吊装专项施工方案,中交一航局三公司,水运工程,起重吊装工程,危大,否,方块安装数量多且重量较大，作业面受限,2026-08-15,2026-07-05
234,附件1：技术方案（含专项施工方案）编制计划表-非建筑轨道类.xlsx,表1-专项施工方案,中东,阿联酋,阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新项目,临时用电施工组织设计,中交一航局三公司（2包）,水运工程,临时用电工程,危大,否,/,2026-02-20,2026-01-25
