{
  "date": "2026-05-24",
  "source": "/mnt/y/Openclaw_Hub/03.资源/实施项目 wiki/raw/月报数据/2026-05-24/技术方案统计表.xlsx",
  "total_rows_raw": 1797,
  "me_rows": 259,
  "summary": {
    "有效方案总数": 259,
    "超一定规模": 122,
    "超规占比": "47%",
    "已审批": 110,
    "审批率": "42%",
    "未审批": 149,
    "预警信号总数": 7,
    "红色预警": 1,
    "橙色预警": 6,
    "覆盖国别": 6
  },
  "columns": [
    "序号",
    "所属区域",
    "所属国别",
    "项目名称",
    "产业链",
    "方案名称",
    "方案编制单位",
    "工程类别",
    "分部工程名称",
    "分部分项工程范围",
    "是否超一定规模",
    "分部分项工程计划开工日期",
    "方案计划报审/备案日期",
    "方案状态",
    "方案登记日期",
    "第一次发起报审日期",
    "最后一次发起报审日期",
    "项目经理部完成审查日期",
    "驻外机构完成审查日期",
    "总部完成审批时间",
    "流程结束归档日期",
    "方案报审滞后时间",
    "报审次数",
    "原因备注",
    "开工年份",
    "开工月份",
    "计划开工日期倒数",
    "是否完成审批",
    "是否有效登记",
    "是否逾期未审批",
    "预警信号",
    "审批进行中"
  ],
  "column_count": 32,
  "warnings": [],
  "anomalies": [
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "沙特利雅得塞德拉二期基础设施项目",
      "方案": "Method Statement for Form Work 2A and 2B Irrigation Tank",
      "开工日期": "2024-05-17",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程",
      "方案": "T2堆场轨道梁桩基专项施工方案",
      "开工日期": "2024-07-23",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程",
      "方案": "加油站专项施工方案",
      "开工日期": "2024-07-23",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程",
      "方案": "T1消防水罐安装专项施工方案",
      "开工日期": "2026-02-01",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程",
      "方案": "沙特红海 Laheq 连接路和跨海桥工程临时用电方案",
      "开工日期": "2024-04-10",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程",
      "方案": "预制场门吊安拆监管方案",
      "开工日期": "2024-06-01",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程",
      "方案": "4号桥浅水区施工方案",
      "开工日期": "2025-03-30",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程",
      "方案": "F预制梁安装专项施工方案",
      "开工日期": "2024-11-29",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "沙特吉赞基础下游工业城中心城区住房项目一期",
      "方案": "7030项目施工现场临时用电专项施工方案",
      "开工日期": "2025-07-30",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目",
      "方案": "脚手架专项施工方案",
      "开工日期": "2024-07-06",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目",
      "方案": "主体结构施工方案",
      "开工日期": "2024-07-04",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目",
      "方案": "《清真寺脚手架工程（落地式钢管脚手架）专项施工方案》",
      "开工日期": "2025-05-10",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目",
      "方案": "别墅主体结构安装施工方案",
      "开工日期": "2026-04-01",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "沙特吉赞基础下游工业城保税区至人工岛连接桥项目",
      "方案": "临时用电施工组织设计",
      "开工日期": "2024-11-30",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "沙特利雅得四方城临时物流桥工程",
      "方案": "交通改道施工方案",
      "开工日期": "2024-04-21",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "沙特利雅得四方城临时物流桥工程",
      "方案": "桥梁下部结构施工方案",
      "开工日期": "2024-04-30",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "沙特利雅得四方城临时物流桥工程",
      "方案": "桥梁上部结构安装方案",
      "开工日期": "2024-05-22",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "沙特利雅得南二环路第三标段项目",
      "方案": "Team 3 临时用电专项施工方案",
      "开工日期": "2025-08-10",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "沙特利雅得南二环路第三标段项目",
      "方案": "Wadi Hanifa桥桩基础项施工方案",
      "开工日期": "2026-04-30",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "沙特利雅得德拉伊耶门二期土方包项目",
      "方案": "DGII Bulk Excavation Logistic Management Plan",
      "开工日期": "2024-09-16",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "阿联酋哈伊马角永利岛连接桥",
      "方案": "预应力张拉、压浆专项施工方案",
      "开工日期": "2025-10-01",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "阿联酋哈伊马角永利岛连接桥",
      "方案": "箱梁模板支架专项施工方案",
      "开工日期": "2025-11-20",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "阿联酋哈伊马角永利岛连接桥",
      "方案": "塔吊安拆专项施工方案.",
      "开工日期": "2025-08-30",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "阿联酋迪拜南城自贸区中外运仓库项目",
      "方案": "高支模施工方案",
      "开工日期": "2025-08-16",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程",
      "方案": "办公楼主体结构专项施工方案",
      "开工日期": "2025-09-15",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程",
      "方案": "阿布扎比食品基地项目龙门吊安装专项施工方案",
      "开工日期": "2026-03-07",
      "状态": "审批中、在实施"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程",
      "方案": "模板工程及支撑体系专项施工方案",
      "开工日期": "2025-09-20",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程",
      "方案": "模板工程及支撑体系专项施工方案",
      "开工日期": "2025-09-20",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "阿联酋阿布扎比Al Bahia海滨道路改造项目",
      "方案": "灌注桩专项施工方案(暂定项)",
      "开工日期": "2025-09-25",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "阿联酋阿布扎比Al Bahia海滨道路改造项目",
      "方案": "MSE Wall 挡墙安装方案",
      "开工日期": "2025-09-10",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目",
      "方案": "龙门吊施工监管方案(4包）",
      "开工日期": "2026-05-10",
      "状态": "已作废"
    },
    {
      "type": "逾期未审批",
      "项目": "阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目",
      "方案": "混凝土拌合站钢结构料仓大棚安装专项施工方案(2包）",
      "开工日期": "2026-04-25",
      "状态": "已作废"
    }
  ]
}