序号,所属区域,所属国别,项目名称,产业链,方案名称,方案编制单位,工程类别,分部工程名称,分部分项工程范围,是否超一定规模,分部分项工程计划开工日期,方案计划报审/备案日期,方案状态,方案登记日期,第一次发起报审日期,最后一次发起报审日期,项目经理部完成审查日期,驻外机构完成审查日期,总部完成审批时间,流程结束归档日期,方案报审滞后时间,报审次数,原因备注,方案状态_clean,是否完成审批,是否有效登记,开工年份,开工月份,计划开工日期倒数,预警信号,审批进行中,是否逾期未审批
285.0,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目,管网,阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目管网沟槽（基坑）方案,中交一航局第三工程有限公司,房屋建设和市政基础设施工程,基坑工程,（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。,是,2026-09-15,2026-08-31,未审批、未实施,2026-04-27,None,None,None,None,None,None,0.0,1.0,None,未审批、未实施,False,True,2026,9,98,none,False,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目,管网,阿联酋阿布扎比汽车基地基础设施项目跨线桥现浇箱梁模板支架专项方案,中交一航局第三工程有限公司,房屋建设和市政基础设施工程,模板工程及支撑体系,（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。,是,2026-10-31,2026-09-30,未审批、未实施,2026-04-27,None,None,None,None,None,None,0.0,1.0,None,未审批、未实施,False,True,2026,10,144,none,False,False
286.0,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目,建筑,模板支立工程专项方案,中交一航局第三工程有限公司,房屋建设和市政基础设施工程,模板工程及支撑体系,（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。,是,2026-07-10,2026-07-05,未审批、未实施,2026-04-27,None,None,None,None,None,None,0.0,1.0,None,未审批、未实施,False,True,2026,7,31,yellow,False,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目,建筑,深基坑开挖方案,中交一航局第三工程有限公司,房屋建设和市政基础设施工程,基坑工程,（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。,是,2026-07-15,2026-07-05,未审批、未实施,2026-04-27,None,None,None,None,None,None,0.0,1.0,None,未审批、未实施,False,True,2026,7,36,yellow,False,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比汽车基地房建项目,建筑,钢结构工程施工方案,中交一航局第三工程有限公司,房屋建设和市政基础设施工程,模板工程及支撑体系,（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。,否,2026-08-01,2026-07-05,未审批、未实施,2026-04-27,None,None,None,None,None,None,0.0,1.0,None,未审批、未实施,False,True,2026,8,53,none,False,False
295.0,中国港湾中东区域公司,卡塔尔,卡塔尔道路运营及维护框架项目,道桥,卡塔尔道路运营及维护框架项目一级公路运维交通管制专项施工方案,/,公路工程,其他,None,是,2026-01-01,2025-12-31,已审批、在实施,2025-09-16,2025-12-20,2025-12-20,2025-12-20,2025-12-24,2026-01-04,None,158.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,1,-159,none,True,False
299.0,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得塞德拉二期基础设施项目,管网,Method Statement for Form Work 2A and 2B Irrigation Tank,中交二航局,房屋建设和市政基础设施工程,模板工程及支撑体系,（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。,是,2024-05-17,2024-05-15,已作废,2024-05-15,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"方案名称填写错误
",已作废,False,False,2024,5,-753,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得塞德拉二期基础设施项目,管网,沙特利雅得塞德拉二期基础设施项目房建结构专项施工方案,中交二航局,房屋建设和市政基础设施工程,模板工程及支撑体系,（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。,是,2024-06-30,2024-06-19,已备案、在实施,2024-05-15,2024-07-16,2024-07-16,2024-07-16,2024-07-26,2024-08-12,2024-08-13,44.0,1.0,"计划报审日期调整。
",已备案、在实施,True,True,2024,6,-709,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得塞德拉二期基础设施项目,管网,沙特利雅得塞德拉二期基础设施项目提升泵站深基坑专项施工方案,中交二航局,房屋建设和市政基础设施工程,基坑工程,None,是,2024-06-30,2024-06-19,已备案、在实施,2024-06-20,2024-07-16,2024-07-16,2024-07-16,2024-07-26,2024-08-12,2024-08-13,44.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,6,-709,none,True,False
302.0,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉赞基础下游工业城海水冷却项目一期,港口,《取水泵站流道顶板高支模专项施工方案》,沙特吉赞基础下游工业城海水冷却项目一期,房屋建设和市政基础设施工程,模板工程及支撑体系,（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。,是,2024-07-18,2024-06-29,已备案、在实施,2024-04-08,2024-06-07,2024-06-07,2024-06-07,2024-06-12,2024-06-24,2024-06-25,0.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,7,-691,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉赞基础下游工业城海水冷却项目一期,港口,《泵房及GIS结构顶板高支模专项施工方案》,沙特吉赞基础下游工业城海水冷却项目一期,房屋建设和市政基础设施工程,模板工程及支撑体系,（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。,是,2024-06-10,2024-05-20,已备案、在实施,2024-04-08,2024-06-06,2024-06-06,2024-06-06,2024-06-11,2024-06-24,2024-06-25,15.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,6,-729,none,True,False
305.0,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程,港口,T2堆场轨道梁桩基专项施工方案,沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程项目,水运工程,其他,None,否,2024-07-23,2024-11-10,已作废,2024-07-23,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"更新
",已作废,False,False,2024,7,-686,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程,港口,加油站专项施工方案,沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程项目,房屋建设和市政基础设施工程,其它,None,否,2024-07-23,2024-11-10,已作废,2024-07-23,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"重新上传登记
",已作废,False,False,2024,7,-686,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程,港口,T2堆场地下管网施工专项施工方案,沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造项目,房屋建设和市政基础设施工程,基坑工程,（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。,是,2025-03-15,2025-02-23,已备案、在实施,2025-02-24,2025-02-24,2025-02-24,2025-02-24,2025-03-03,2025-03-04,2025-03-07,0.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2025,3,-451,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程,港口,更新T2堆场轨道梁桩基专项施工方案,沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造项目,公路工程,桥涵工程,（五）水下工程中的水下焊接、混凝土浇注等。,否,2025-03-09,2025-03-10,已审批、在实施,2025-03-10,2025-03-10,2025-03-10,2025-03-10,2025-03-17,2025-03-18,None,456.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2025,3,-457,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程,港口,厂棚D钢结构安装专项施工方案（变更）,沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造项目,房屋建设和市政基础设施工程,其它,（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。,是,2026-04-15,2026-03-28,已审批、在实施,2026-03-30,2026-03-30,2026-03-30,2026-03-31,2026-04-19,2026-04-25,None,54.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,4,-55,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造工程,港口,T1消防水罐安装专项施工方案,中交二航局一公司沙特达曼港第一和第二集装箱码头升级改造项目,房屋建设和市政基础设施工程,其它,（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。,是,2026-02-01,2026-01-08,已作废,None,None,None,None,None,None,None,0,,None,已作废,False,False,2026,2,-128,none,False,True
338.0,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特红海Laheq临时连接路和跨海桥工程,道桥,沙特红海Laheq临时连接路和跨海桥项目钢栈桥施工方案,中交四航局第二工程有限公司,公路工程,基础工程,（一）桩基础。,否,2024-06-30,2024-04-01,已备案、在实施,2024-06-11,2024-07-13,2024-07-13,2024-07-14,2024-07-18,2024-07-26,2024-10-15,107.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,6,-709,none,True,False
339.0,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉赞基础下游工业城5至7号路间矿业区基础设施一期项目,管网,管线施工及井室安装专项施工方案,None,None,None,None,否,2026-05-25,2026-04-25,已备案、在实施,2024-07-10,2026-03-17,2026-03-17,2026-03-17,2026-03-22,2026-03-30,2026-04-29,0.0,1.0,"经过核查，管线基槽开挖深度小于5m，尚未归属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。主合同未签订主合同未签订主合同未签订
",已备案、在实施,True,True,2026,5,-15,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉赞基础下游工业城5至7号路间矿业区基础设施一期项目,管网,沙特吉赞基础下游工业城5至7号路间矿业区基础设施一期项目-临时用电施工组织设计,中交四航局第二工程有限公司,电力工程,其他,（五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。,否,2026-05-25,2026-04-25,已备案、在实施,2026-03-17,2026-03-17,2026-03-17,2026-03-17,2026-03-18,2026-03-23,2026-05-13,0.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2026,5,-15,none,True,False
340.0,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉达市中心综合开发基础设施项目,管网,指挥与控制中心基坑开挖及降排水专项施工方案,沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部,房屋建设和市政基础设施工程,基坑工程,（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。,是,2024-04-21,2024-04-16,已备案、在实施,2024-04-25,2024-06-24,2024-06-24,2024-06-24,2024-07-04,2024-07-10,2024-07-12,82.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,4,-779,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉达市中心综合开发基础设施项目,管网,指挥与控制中心房建专项施工方案,沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部,房屋建设和市政基础设施工程,模板工程及支撑体系,（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。,否,2024-04-30,2024-04-25,已备案、在实施,2024-04-25,2024-07-12,2024-07-12,2024-07-12,2024-07-18,2024-07-26,2024-08-05,97.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,4,-770,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉达市中心综合开发基础设施项目,管网,搅拌站安装专项施工方案,沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部,房屋建设和市政基础设施工程,其它,None,否,2024-04-30,2024-04-25,已备案、在实施,2024-04-25,2024-06-24,2024-06-24,2024-06-24,2024-07-04,2024-07-09,2024-07-10,71.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,4,-770,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉达市中心综合开发基础设施项目,管网,中央储罐和泵站基坑开挖及降排水专项施工方案,沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部,房屋建设和市政基础设施工程,基坑工程,None,是,2024-07-25,2024-07-24,已备案、在实施,2024-07-15,2024-07-26,2024-07-26,2024-07-26,2024-08-05,2024-08-13,2024-12-11,139.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,7,-684,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉达市中心综合开发基础设施项目,管网,管廊基坑开挖及降排水专项施工方案,沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部,房屋建设和市政基础设施工程,基坑工程,None,是,2023-07-20,2024-07-19,已备案、在实施,2024-07-15,2024-07-15,2024-07-15,2024-07-15,2024-07-26,2024-08-28,2024-08-30,407.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2023,7,-1055,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉达市中心综合开发基础设施项目,管网,塔式起重机安装拆除管控（监管）专项方案,沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部,房屋建设和市政基础设施工程,起重吊装及起重机械安装拆卸工程,（三）起重机械安装和拆卸工程。,否,2024-07-20,2024-07-19,已备案、在实施,2024-07-15,2024-07-15,2024-07-15,2024-07-17,2024-07-26,2024-08-28,2024-08-29,40.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,7,-689,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉达市中心综合开发基础设施项目,管网,管廊主体结构专项施工方案,沙特吉达市中心综合开发基础设施工程项目经理部,房屋建设和市政基础设施工程,模板工程及支撑体系,（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。,否,2024-09-10,2024-08-20,已备案、在实施,2024-08-23,2024-08-24,2024-08-24,2024-08-24,2024-08-30,2024-08-31,2024-09-02,0.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,9,-637,none,True,False
341.0,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程,道桥,沙特红海 Laheq 连接路和跨海桥工程临时用电方案,中交四航局,公路工程,桥涵工程,None,否,2024-04-10,2024-04-10,已作废,2024-04-12,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"已有同名方案完成报审和备案
",已作废,False,False,2024,4,-790,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程,道桥,架桥机安拆监管方案,中交四航局,水运工程,起重吊装工程,（三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。,是,2024-11-13,2024-10-24,已备案、在实施,2024-06-11,2025-02-23,2025-02-23,2025-02-24,2025-02-28,2025-03-11,2025-03-20,127.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,11,-573,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程,道桥,钻孔灌注桩施工方案,中交四航局,公路工程,桥涵工程,（一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。,否,2024-07-10,2024-06-12,已备案、在实施,2024-06-11,2024-10-18,2024-10-18,2024-10-20,2024-10-22,2024-10-31,2024-11-06,119.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,7,-699,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程,道桥,钢平台施工方案,中交四航局,公路工程,大型临时工程,（七）水上作业平台。,否,2024-06-05,2024-05-16,已备案、在实施,2024-06-11,2024-10-18,2024-10-18,2024-10-20,2024-10-22,2024-10-31,2024-11-08,156.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,6,-734,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程,道桥,预制场门吊安拆监管方案,中交四航局,公路工程,起重吊装工程,（二）采用起重机械进行安装的工程。,否,2024-06-01,2024-06-11,已作废,2024-06-11,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"方案名称需要进行修改
",已作废,False,False,2024,6,-738,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程,道桥,梁板运输及安装施工方案,中交四航局,公路工程,桥涵工程,（一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。,是,2025-06-05,2025-05-06,已备案、在实施,2024-06-11,2025-04-30,2025-04-30,2025-05-01,2025-05-13,2025-05-14,2025-05-15,0.0,1.0,"按照最新设计及业主批复文件，为便于现场施工及项目成本控制，降低作业风险，项目管理团队经与四航技术团队及总工沟通确认，项目调整施工组织，将《梁板运输及安装施工方案》与原《F预制梁安装专项施工方案》合并，按照公路工程/起重吊装工程，采用非常规方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，编制《梁板运输与安装专项施工方案》。<br>因地质变化，桩基施工滞后，进而该分项开工时间延后因桩梁一体机制造与施工延误，T梁安装按照最新计划顺延至6月5日开工，故《梁板运输及安装专项施工方案》编制与报审计划调整。方案登记分部分项工程计划开工日期有误。
",已备案、在实施,True,True,2025,6,-369,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程,道桥,4号桥浅水区施工方案,中交四航二,公路工程,桥涵工程,（一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。,是,2025-03-30,2025-02-28,已作废,2024-06-11,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"桩梁一体机进场时间延后，进而开工时间延后《4号桥浅水区施工方案》为红海Laheq岛连接路和跨海桥项目桩梁一体机施工方案，按照项目部、四航二及专家意见，为突出方案特点，使方案标题更明了，故变更方案名称。现申请废止该方案，重新登记该方案为《沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥桩梁一体机专项施工方案》
",已作废,False,False,2025,3,-436,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程,道桥,桩梁一体化架桥机安拆监管方案,中交四航局,公路工程,其他,None,是,2025-03-15,2025-02-13,已备案、在实施,2024-06-12,2025-04-07,2025-04-07,2025-04-07,2025-04-11,2025-04-15,2025-04-16,32.0,1.0,"桩梁一体机在国内试机，发运时间滞后，现场施工开始时间延后
",已备案、在实施,True,True,2025,3,-451,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程,道桥,沙特红海Laheq连接路和跨海桥工程MQ80t-10t-32m门式起重机安装拆除专项施工方案,中交四航局第二工程公司,公路工程,起重吊装工程,（三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。,是,2024-07-30,2024-07-15,已备案、在实施,2024-07-18,2024-10-15,2024-10-15,2024-10-16,2024-10-21,2024-10-31,2024-11-01,94.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,7,-679,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程,道桥,沙特红海Laheq连接路和跨海桥工程QLME20t+20t-48m-25m门式起重机安装专项施工方案,中交四航局第二工程公司,公路工程,起重吊装工程,（三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。,否,2024-07-20,2024-07-05,已备案、在实施,2024-07-18,2024-10-20,2024-10-20,2024-10-23,2024-10-30,2024-11-01,2024-11-05,108.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,7,-689,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程,道桥,预制场临时用电专项施工方案（临时用电施工组织设计）,中交四航局二公司,电力工程,其他,（五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。,否,2024-09-10,2024-08-31,已备案、在实施,2024-08-09,2024-08-29,2024-08-29,2024-09-01,2024-09-02,2024-09-10,2024-09-12,2.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,9,-637,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程,道桥,F预制梁安装专项施工方案,中交四航局二公司,公路工程,起重吊装工程,（二）采用起重机械进行安装的工程。,否,2024-11-29,2024-11-14,已作废,2024-08-12,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"按照最新设计文件及业主批复，为便于现场施工及项目成本控制，经与四航二技术团队及总工沟通确认，将本方案《F预制梁安装专项施工方案》与原《梁板运输及安装施工方案》合并，编制《梁板运输与安装专项施工方案》。
",已作废,False,False,2024,11,-557,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程,道桥,120t门吊安装拆卸及管控专项施工方案,中交四航局二公司,公路工程,起重吊装工程,（三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。,是,2024-11-14,2024-10-30,已备案、在实施,2024-08-12,2024-11-27,2024-11-27,2024-12-02,2024-12-07,2024-12-19,2024-12-30,46.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,11,-572,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程,道桥,下部结构现浇支架专项施工方案,中交四航局二公司,None,None,None,是,2025-02-15,2025-01-16,已备案、在实施,2024-08-12,2025-02-09,2025-02-09,2025-02-10,2025-02-21,2025-02-28,2025-03-17,30.0,1.0,"因业主第三方审核进度滞后，导致设计进度及相关材料采购滞后，进而预计开工日期延后因3号桥地质变化，桩基施工进度滞后，进而下部结构开工时间延后
",已备案、在实施,True,True,2025,2,-479,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程,道桥,沙特红海Laheq岛连接路和跨海桥工程桥4-2 JQG 80t/14m桩梁一体机专项施工方案,中交四航局第二工程有限公司,公路工程,其他,None,是,2025-05-20,2025-04-20,已备案、在实施,2025-03-26,2025-04-07,2025-04-07,2025-04-07,2025-04-18,2025-04-21,2025-04-22,0.0,1.0,"因项目设计成果批复滞后，导致桩梁一体机设计、制造、运输、组装、施工等各节点延误。
",已备案、在实施,True,True,2025,5,-385,none,True,False
342.0,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉赞基础下游工业城中心城区住房项目一期,建筑,7030项目施工现场临时用电专项施工方案,项目部,None,None,None,否,2025-07-30,2025-05-31,已作废,2024-07-29,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"项目因没有签订合同未能开工，预计明年2026年方可签订合同才开工，待开工再登记此方案
",已作废,False,False,2025,7,-314,none,False,True
343.0,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目,建筑,脚手架专项施工方案,项目部,None,None,None,否,2024-07-06,2025-01-10,已作废,2024-07-07,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"1、需按制度要求修改方案名称为:《清真寺主体结构(混凝土模板支撑工程)专项施工方案》；<br>2、分部分项工程计划开工日期填写错误，应调整为2025年2月15日，对应方案计划编制日期、方案计划报审/备案日期对应调整。
",已作废,False,False,2024,7,-703,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目,建筑,主体结构施工方案,项目部,None,None,None,否,2024-07-04,2025-01-30,已作废,2024-07-07,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"1、需按制度要求修改方案名称为:《清真寺主体结构(混凝土模板支撑工程)专项施工方案》；<br>2、分部分项工程计划开工日期填写错误，应调整为2025年2月15日，对应方案计划编制日期、方案计划报审/备案日期对应调整。
",已作废,False,False,2024,7,-705,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目,建筑,《清真寺脚手架工程（落地式钢管脚手架）专项施工方案》,项目部,None,None,None,否,2025-05-10,2025-05-30,已作废,2024-07-18,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"因设计滞后，清真寺分项开工时间滞后。因委托单位方案划分原因，本方案拟与《清真寺主体结构（混凝土模板支撑工程）专项施工方案》合并为《清真寺主体结构专项施工方案》报审。
",已作废,False,False,2025,5,-395,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目,建筑,施工现场临时用电专项施工方案-ver.01,项目部,房屋建设和市政基础设施工程,其它,None,否,2025-04-30,2025-04-15,已备案、在实施,2025-04-11,2025-04-12,2025-04-12,2025-04-12,None,2025-04-17,2025-04-18,0.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2025,4,-405,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目,建筑,清真寺主体结构高支模专项施工方案,项目部,房屋建设和市政基础设施工程,模板工程及支撑体系,（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。,是,2025-07-30,2025-07-25,已备案、在实施,2025-05-09,2025-06-20,2025-06-20,2025-06-21,None,2025-07-07,2025-07-08,0.0,1.0,"因我方调整施工计划，清真寺主体结构分项工程开工时间延后。
",已备案、在实施,True,True,2025,7,-314,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目,建筑,别墅主体结构安装施工方案,中交四航局第二有限公司,房屋建设和市政基础设施工程,其它,（五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。,是,2026-04-01,2026-02-15,已作废,2026-02-01,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"方案名称变动:“别墅主体结构安装施工方案”更改为“别墅主体结构吊装专项方案”<br>判定类别：综合判断为装配式建筑混凝土预制构件安装工程。与其他提交的方案申请有所重复
",已作废,False,False,2026,4,-69,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉赞基础下游工业城3区1巷独栋别墅一期项目,建筑,别墅主体结构吊装专项方案,中交四航局第二有限公司,房屋建设和市政基础设施工程,其它,（五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。,是,2026-04-01,2026-02-15,已审批、在实施,2026-02-10,2026-03-02,2026-03-02,2026-03-03,2026-03-08,2026-03-12,None,68.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,4,-69,none,True,False
344.0,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉赞基础下游工业城保税区至人工岛连接桥项目,道桥,20+20t门吊安拆管控方案,None,None,None,None,是,2025-01-15,2024-11-16,已备案、在实施,2024-07-22,2024-11-05,2024-11-05,2024-11-05,2024-11-14,2024-11-29,2024-12-07,0.0,1.0,"调整时间
",已备案、在实施,True,True,2025,1,-510,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉赞基础下游工业城保税区至人工岛连接桥项目,道桥,钢栈桥安拆施工方案,None,None,None,None,是,2025-02-26,2024-12-28,已备案、在实施,2024-07-22,2024-11-29,2024-11-29,2024-11-29,2024-12-02,2024-12-11,2025-03-28,30.0,1.0,"时间调整新增分部分项工工程范围
",已备案、在实施,True,True,2025,2,-468,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉赞基础下游工业城保税区至人工岛连接桥项目,道桥,20t门吊安拆管控方案,None,None,None,None,否,2025-01-05,2024-11-06,已备案、在实施,2024-07-22,2024-11-05,2024-11-05,2024-11-05,2024-11-14,2024-11-29,2024-12-07,0.0,1.0,"时间调整
",已备案、在实施,True,True,2025,1,-520,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉赞基础下游工业城保税区至人工岛连接桥项目,道桥,桥梁桩基施工方案,None,None,None,None,否,2025-04-12,2025-02-11,已备案、在实施,2024-07-22,2025-03-26,2025-03-26,2025-03-27,2025-03-31,2025-04-02,2025-04-02,0.0,1.0,"时间调整
",已备案、在实施,True,True,2025,4,-423,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉赞基础下游工业城保税区至人工岛连接桥项目,道桥,I型梁运输及安装施工方案,None,None,None,None,否,2025-06-21,2025-05-22,已备案、在实施,2024-07-22,2025-05-18,2025-05-18,2025-05-18,2025-05-30,2025-06-10,2025-06-30,9.0,1.0,"时间调整因最新分部分项工程划分中将2台设备起吊列为超危大工程范围，项目部组织召开了专家评审，致使方案目前仍在公司进行审批，申请将方案计划报审时间延后1个月，计划开工时间不变。同时补充了分部分项工程范围。
",已备案、在实施,True,True,2025,6,-353,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉赞基础下游工业城保税区至人工岛连接桥项目,道桥,临时用电施工组织设计,None,None,None,None,否,2024-11-30,2024-11-01,已作废,2024-10-31,2024-11-05,2024-11-05,2024-11-05,2024-11-14,2024-11-20,2025-03-31,121.0,1.0,"名称重复重复重复
",已作废,False,False,2024,11,-556,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特吉赞基础下游工业城保税区至人工岛连接桥项目,道桥,保税区至人工岛连接桥项目60+60t门吊安拆管控方案,中交四航局,公路工程,起重吊装工程,（三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。,是,2024-11-30,2024-11-26,已备案、在实施,2024-11-05,2024-11-05,2024-11-05,2024-11-05,2024-11-14,2024-11-20,2024-12-07,7.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,11,-556,none,True,False
345.0,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特苏盖克电厂缆桩修复工程项目,建筑,沙特吉赞苏盖克电厂缆桩修复工程项目受损平台移除专项施工方案,沙特吉赞苏盖克电厂缆桩修复工程项目经理部,水运工程,起重吊装工程,（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。,是,2024-05-31,2024-05-12,已备案、在实施,2024-05-13,2024-06-24,2024-06-24,2024-06-25,2024-07-03,2024-07-18,2024-07-19,49.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,5,-739,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特苏盖克电厂缆桩修复工程项目,建筑,沙特吉赞苏盖克电厂缆桩修复工程项目新建靠船平台钢管桩沉桩专项施工方案,沙特吉赞苏盖克电厂缆桩修复工程项目经理部,水运工程,基础工程,（一）打桩船作业。,否,2024-09-20,2024-08-11,已备案、在实施,2024-06-17,2024-12-06,2024-12-06,2024-12-07,2024-12-10,2024-12-14,2024-12-17,88.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,9,-627,none,True,False
347.0,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得四方城临时物流桥工程,道桥,交通改道施工方案,沙特利雅得四方城临时物流桥工程项目经理部,None,None,None,否,2024-04-21,2024-04-15,已作废,2024-04-07,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"本方案不是专项施工方案
",已作废,False,False,2024,4,-779,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得四方城临时物流桥工程,道桥,桥梁下部结构施工方案,沙特利雅得穆卡布四方城临时物流桥工程项目部,None,None,None,否,2024-04-30,2024-04-22,已作废,2024-04-22,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"本方案不是专项施工方案
",已作废,False,False,2024,4,-770,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得四方城临时物流桥工程,道桥,桥梁上部结构安装方案,沙特利雅得四方城临时物流桥工程项目经理部,None,None,None,否,2024-05-22,2024-04-22,已作废,2024-04-22,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"本方案不是专项施工方案
",已作废,False,False,2024,5,-748,none,False,True
348.0,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得四方城土方包一期B包,管网,土石方开挖回填专项施工方案,沙特利雅得四方城土方1B工程项目经理部,None,None,None,否,2024-08-31,2024-07-05,已备案、在实施,2024-07-08,2024-09-22,2024-09-22,2024-09-23,2024-09-25,2024-09-29,2024-10-09,39.0,1.0,"计划开工日期延后
",已备案、在实施,True,True,2024,8,-647,none,True,False
349.0,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得南二环路第三标段项目,道桥,桥墩及桥台专项施工方案,中国港湾沙特有限责任公司,公路工程,桥涵工程,（一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。,否,2025-01-24,2024-11-16,已备案、在实施,2024-11-18,2024-11-19,2024-11-19,2024-11-19,2024-11-26,2024-12-06,2025-01-02,0.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2025,1,-501,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得南二环路第三标段项目,道桥,桥梁基础专项施工方案,中国港湾沙特有限责任公司,公路工程,基坑开挖、支护、降水工程,（一）开挖深度3m 及以上的基坑（槽）开挖、支护、降水工程。,否,2024-12-10,2024-11-16,已备案、在实施,2024-11-18,2024-11-19,2024-11-19,2024-11-19,2024-11-28,2024-12-06,2024-12-17,7.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,12,-546,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得南二环路第三标段项目,道桥,桥梁基础基坑开挖专项施工方案,中交二公局国际公司沙特利雅得南二环路第三标段项目经理部,公路工程,基坑开挖、支护、降水工程,（一）开挖深度3m 及以上的基坑（槽）开挖、支护、降水工程。,否,2024-12-10,2024-12-12,已备案、在实施,2024-12-13,2024-12-18,2024-12-18,2024-12-18,2025-01-02,2025-01-08,2025-01-13,34.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,12,-546,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得南二环路第三标段项目,道桥,《临时用电专项施工方案》,中国港湾沙特有限责任公司,电力工程,其他,（五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。,否,2025-01-31,2025-01-28,已备案、在实施,2025-01-06,2025-01-07,2025-01-07,2025-01-08,2025-01-15,2025-01-24,2025-02-10,10.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2025,1,-494,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得南二环路第三标段项目,道桥,《桥墩及桥台专项施工方案》,中交二公局国际公司沙特利雅得南二环路第三标段项目经理部,公路工程,桥涵工程,（一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。,否,2025-01-25,2025-01-20,已备案、在实施,2025-01-09,2025-01-09,2025-01-09,2025-01-10,2025-01-17,2025-01-24,2025-01-27,2.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2025,1,-500,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得南二环路第三标段项目,道桥,临时用电专项施工方案,中交二公局国际公司,电力工程,其他,（五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。,否,2025-08-10,2025-06-25,已备案、在实施,2025-04-22,2025-05-24,2025-05-24,2025-05-25,2025-05-30,2025-06-03,2025-08-08,0.0,1.0,"重复登记临时用电专项施工方案。重复提交
",已备案、在实施,True,True,2025,8,-303,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得南二环路第三标段项目,道桥,桥梁（机械拆除工艺）拆除专项施工方案（EASTERN-RING互通原有桥梁）,中交二公局国际公司,公路工程,拆除、爆破工程,（一）桥梁、隧道拆除工程。,否,2025-09-01,2025-06-15,已备案、在实施,2025-04-22,2025-07-24,2025-07-24,2025-07-24,2025-08-08,2025-08-15,2025-09-01,0.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2025,9,-281,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得南二环路第三标段项目,道桥,现浇梁（满堂支架)专项施工方案(AL-KHARJ/EASTERN-RING互通桥梁),中交二公局国际公司,公路工程,大型临时工程,None,是,2025-12-25,2025-11-10,已备案、在实施,2025-04-22,2025-10-28,2025-10-28,2025-10-28,2025-11-03,2025-11-10,2025-11-16,0.0,1.0,"由于设计更改，需要修改专项方案由于Kharj&nbsp;桥设计变更，施工方案和施工计划需进行调整设计更改导致施工计划调整
",已备案、在实施,True,True,2025,12,-166,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得南二环路第三标段项目,道桥,Team 3 临时用电专项施工方案,中交二公局国际公司,电力工程,其他,（五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。,否,2025-08-10,2025-06-25,已作废,2025-05-20,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"重复提交
",已作废,False,False,2025,8,-303,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得南二环路第三标段项目,道桥,南二环现浇梁专项施工方案 （Al-Muslim/Al-Haeer/Al-Azizih/Wadi）,中国港湾沙特有限责任公司,公路工程,大型临时工程,（三）支架高度5m及以上；跨度10m及以上，施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上。,是,2025-11-12,2025-09-30,已备案、在实施,2025-06-04,2025-07-24,2025-07-24,2025-07-24,2025-07-30,2025-08-09,2025-08-18,0.0,1.0,"由于结构设计更改，方案需要修改完善
",已备案、在实施,True,True,2025,11,-209,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得南二环路第三标段项目,道桥,Wadi Hanifa桥桩基础项施工方案,中国港湾沙特有限责任公司,公路工程,基础工程,（一）桩基础。,否,2026-04-30,2026-03-31,已作废,2026-03-20,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"名字填写错误，重新登记。
",已作废,False,False,2026,4,-40,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得南二环路第三标段项目,道桥,Wadi Hanifa桥桩基础专项施工方案,中国港湾沙特有限责任公司,公路工程,基础工程,（一）桩基础。,否,2026-04-30,2026-03-31,已备案、在实施,2026-03-25,2026-03-26,2026-03-26,2026-03-27,2026-03-30,2026-04-10,2026-04-23,0.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2026,4,-40,none,True,False
351.0,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特红海谢巴拉岛堤道及临时码头拆除工程,建筑,沙特红海谢巴拉岛堤道及临时码头拆除工程 方块拆除专项施工方案,中交四航二,水运工程,起重吊装工程,（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。,否,2024-06-13,2024-06-11,已备案、在实施,2024-06-21,2024-10-16,2024-10-16,2024-10-16,2024-10-21,2024-11-01,2024-11-06,146.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,6,-726,none,True,False
356.0,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得德拉伊耶门二期土方包项目,管网,DGII Bulk Excavation Logistic Management Plan,沙特利雅得德拉伊耶门二期土方包项目,房屋建设和市政基础设施工程,基坑工程,（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。,否,2024-09-16,2024-10-28,已作废,2024-10-30,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"非专项方案
",已作废,False,False,2024,9,-631,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得德拉伊耶门二期土方包项目,管网,土石方开挖专项施工方案,中交四航局第二工程有限公司,房屋建设和市政基础设施工程,基坑工程,None,是,2025-06-11,2025-06-11,已备案、在实施,2025-06-11,2025-06-16,2025-06-16,2025-06-16,2025-06-24,2025-07-07,2025-07-08,27.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2025,6,-363,none,True,False
357.0,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特红海舒莱亚码头及潜水中心项目,建筑,潜水中心上部结构专项施工方案,中交四航局第二工程有限公司,水运工程,大型临时工程,（四）水上作业平台。,否,2025-01-15,2024-12-20,已备案、在实施,2024-11-21,2025-03-03,2025-03-03,2025-03-04,2025-03-07,2025-03-11,2025-03-20,64.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2025,1,-510,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特红海舒莱亚码头及潜水中心项目,建筑,浮码头及游艇码头上部结构专项施工方案,中交四航局第二工程有限公司,水运工程,起重吊装工程,（二）采用起重机械进行安装的工程。,否,2025-01-25,2024-12-31,已备案、在实施,2024-11-21,2025-03-20,2025-03-20,2025-03-22,2025-03-31,2025-04-02,2025-04-03,68.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2025,1,-500,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特红海舒莱亚码头及潜水中心项目,建筑,浮码头及游艇码头桩基专项施工方案,中交四航局第二工程有限公司,水运工程,其他,None,否,2025-01-10,2024-12-15,已备案、在实施,2024-11-21,2025-01-08,2025-01-08,2025-01-09,2025-01-13,2025-02-02,2025-02-10,31.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2025,1,-515,none,True,False
358.0,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特红海体育娱乐区基础结构项目,建筑,沙特红海SED项目MTH预制面板起重吊装安全专项施工方案,中交四航局第二工程有限公司,房屋建设和市政基础设施工程,起重吊装及起重机械安装拆卸工程,（二）采用起重机械进行安装的工程。,否,2025-05-30,2025-04-30,已备案、在实施,2025-03-26,2025-06-01,2025-06-01,2025-06-03,2025-06-09,2025-06-18,2025-06-23,24.0,1.0,"更新计划开工时间
",已备案、在实施,True,True,2025,5,-375,none,True,False
359.0,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目,建筑,塔吊安拆专项施工方案,中交第二公路工程局有限公司,房屋建设和市政基础设施工程,起重吊装及起重机械安装拆卸工程,（三）起重机械安装和拆卸工程。,否,2025-11-20,2025-11-08,已审批、在实施,2025-10-30,2025-11-12,2025-11-12,2025-11-16,None,2025-11-21,None,200.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2025,11,-201,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目,建筑,沙特利雅得多功能场馆项目塔吊安拆专项施工方案,中交第二公路工程局有限公司,房屋建设和市政基础设施工程,起重吊装及起重机械安装拆卸工程,（三）起重机械安装和拆卸工程。,否,2025-12-01,2025-11-08,已审批、在实施,2025-11-17,2025-11-18,2025-11-18,2025-11-19,2025-11-24,2025-11-29,None,189.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2025,12,-190,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,沙特阿拉伯,沙特利雅得德拉伊耶门二期多功能场馆及办公楼房建项目,建筑,沙特利雅得多功能场馆项目高大模板专项施工方案,中交二公局国际公司,房屋建设和市政基础设施工程,模板工程及支撑体系,None,是,2026-05-31,2026-03-15,已审批、在实施,2026-03-03,2026-05-13,2026-05-13,2026-05-25,2026-05-31,2026-06-05,None,8.0,1.0,"计划调整
",已审批、在实施,True,True,2026,5,-9,none,True,False
372.0,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比瑞姆岛7号和8号跨海桥工程,道桥,I型梁安装专项施工方案,中交四航局第一工程有限公司,公路工程,桥涵工程,（一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。,是,2024-07-08,2024-06-08,已审批、在实施,2024-06-11,2024-06-11,2024-06-11,2024-06-11,2024-07-01,2024-07-12,2024-07-15,700.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2024,7,-701,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比瑞姆岛7号和8号跨海桥工程,道桥,阿联酋阿布扎比瑞姆岛7号和8号跨海桥工程桥梁下部结构专项施工方案变更,中交四航局第一工程有限公司,公路工程,桥涵工程,（一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。,是,2025-01-31,2025-01-14,已备案、在实施,2025-01-14,2025-01-14,2025-01-14,2025-01-14,2025-02-08,2025-02-12,2025-02-21,21.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2025,1,-494,none,True,False
381.0,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋富查伊拉军港码头扩建工程,建筑,方块安装专项施工方案,阿联酋富查伊拉军港扩建项目,水运工程,起重吊装工程,（二）采用起重机械进行安装的工程。,否,2024-04-22,2024-04-22,已备案、在实施,2024-04-23,2024-04-23,2024-04-23,2024-04-24,2024-04-30,2024-05-09,2024-05-10,18.0,1.0,"方案开工和报审日期未修改
",已备案、在实施,True,True,2024,4,-778,none,True,False
382.0,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋富查伊拉海岸警卫队迁移工程,建筑,富查伊拉军港迁移项方块安装专项施工方案,中交一航局三公司富查伊拉军港迁移项目经理部,水运工程,起重吊装工程,（二）采用起重机械进行安装的工程。,否,2024-07-10,2024-06-20,已备案、在实施,2024-05-28,2024-05-28,2024-05-28,2024-05-28,2024-06-07,2024-06-24,2024-06-25,0.0,1.0,"修改计划开工时间
",已备案、在实施,True,True,2024,7,-699,none,True,False
385.0,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目,道桥,桥梁下部结构施工专项施工方案,中交四航局第一工程有限公司,公路工程,桥涵工程,（一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。,否,2024-10-10,2024-09-10,已备案、在实施,2024-05-27,2024-10-01,2024-10-01,2024-10-02,2024-10-08,2024-10-15,2024-11-11,32.0,1.0,"项目工期紧张，开工时间提前。
",已备案、在实施,True,True,2024,10,-607,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目,道桥,桥梁钻孔灌注桩基施工专项施工方案,中交四航局第一工程有限公司,公路工程,基础工程,（一）桩基础。,否,2024-09-10,2024-08-10,已备案、在实施,2024-05-27,2024-09-06,2024-09-06,2024-09-06,2024-09-09,2024-09-16,2024-10-30,50.0,1.0,"工期紧张，开工时间提前。
",已备案、在实施,True,True,2024,9,-637,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目,道桥,桥梁45mI梁运输及安装专项施工方案,中交四航局第一工程有限公司,公路工程,桥涵工程,（一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。,是,2025-08-20,2025-03-25,已备案、在实施,2024-05-28,2025-03-25,2025-08-11,2025-08-11,2025-09-09,2025-09-09,2025-09-10,21.0,2.0,"方案已完成但需进行专家认证，仍需一个月时间完善。为满足项目9月底通车节点，加快现场预制I梁架设进度，架桥机架设B1桥I梁的同时，新开B3&4桥海上墩及部分陆上墩的架设工作，新增800t履带吊作为架梁设备。
",已备案、在实施,True,True,2025,8,-293,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目,道桥,满堂支架现浇箱梁专项施工方案,中交四航局第一工程有限公司,公路工程,桥涵工程,（一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。,否,2025-07-20,2025-07-10,已备案、在实施,2024-05-28,2024-11-07,2025-06-22,2025-06-23,2025-07-07,2025-07-11,2025-07-11,0.0,2.0,"为确保项目9月份实现新建桥梁通车目标，项目部重点推进5、6、7号桥现浇梁施工，其中6号桥第2、3跨因9号墩位于Underpass&nbsp;3-Unit&nbsp;7结构上方，受其施工进度限制，预计需至少延后一个月，传统工艺下难以保障施工节点，故B6桥span-2&nbsp;&&nbsp;span-3采用地面分节段预拼，后整体吊装的施工工艺加快现场施工进度。
",已备案、在实施,True,True,2025,7,-324,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目,道桥,阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目临时用电专项施工方案,中交四航局第一工程有限公司,公路工程,其他,None,否,2024-08-30,2024-07-30,已备案、在实施,2024-07-30,2024-08-08,2024-08-08,2024-08-08,2024-08-15,2024-09-03,2024-11-15,77.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2024,8,-648,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目,道桥,阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥工程项目深基坑开挖专项施工方案,阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥工程项目,公路工程,基坑开挖、支护、降水工程,None,是,2024-09-10,2025-02-01,已备案、在实施,2024-09-06,2024-09-06,2025-07-22,2025-07-22,2025-08-01,2025-08-07,2025-08-07,331.0,2.0,"原泵房1基坑采用放坡开挖，但由于附近紧邻各结构如下穿通道、MSE墙等主体结构施工，为减轻对主体结构施工的影响，故特变更为钢板桩支护后进行基坑开挖，按照30-20250611·B2阿联酋阿布扎中岛公园一期1C道桥工程项目深基坑开挖专项施工方案施工。其余深基坑开挖工作仍按照原版方案阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥工程项目深基坑开挖专项施工方案【30-20240830·B】进行施工。深基坑开挖施工（未涉及钢板桩支护区域）已在24年开展，计划2025年8月20日进行钢板桩支护区域的施工。
",已备案、在实施,True,True,2024,9,-637,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目,道桥,阿布扎比中岛公园一期1C道桥项目架桥机安拆专项方案,中交四航局第一工程有限公司,公路工程,起重吊装工程,（三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。,是,2025-06-20,2025-05-20,已备案、在实施,2025-05-20,2025-05-20,2025-05-20,2025-05-21,2025-06-10,2025-06-11,2025-06-16,0.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2025,6,-354,none,True,False
388.0,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋富查伊拉军港扩建附属设施包,建筑,基床整平专项施工方案,富查伊拉军港扩建附属设施包项目,水运工程,基础工程,深水基础。,否,2025-07-29,2025-04-20,已备案、在实施,2025-05-07,2025-06-20,2025-06-20,2025-06-20,2025-06-30,2025-07-07,2025-07-08,0.0,1.0,"依据现场实际修改
",已备案、在实施,True,True,2025,7,-315,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋富查伊拉军港扩建附属设施包,建筑,富查伊拉军港扩建附属设施包项目方块安装专项施工方案,富查伊拉军港扩建附属设施包项目,水运工程,起重吊装工程,（二）采用起重机械进行安装的工程。,否,2025-08-07,2025-05-20,已备案、在实施,2025-05-08,2025-06-30,2025-06-30,2025-06-30,2025-07-10,2025-07-14,2025-07-15,0.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2025,8,-306,none,True,False
390.0,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋哈伊马角永利岛3号和4号桥扩建工程项目,道桥,预制构件吊装专项施工方案（3号和4号桥）,阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部,公路工程,起重吊装工程,（二）采用起重机械进行安装的工程。,否,2025-03-01,2025-02-01,已审批、在实施,2024-12-25,2025-03-28,2025-03-28,2025-03-29,2025-04-02,2025-04-09,None,464.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2025,3,-465,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋哈伊马角永利岛3号和4号桥扩建工程项目,道桥,阿联酋哈伊马角永利岛3&4号桥灌注桩专项施工方案,中交一航局三公司阿联酋哈伊马角永利岛3&4号桥项目部,公路工程,基础工程,（一）桩基础。,否,2025-03-15,2025-03-06,已审批、在实施,2025-03-12,2025-03-27,2025-03-27,2025-03-27,2025-04-02,2025-04-09,None,450.0,1.0,"日期填错
",已审批、在实施,True,True,2025,3,-451,none,True,False
391.0,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比Marawah岛水工项目,建筑,阿联酋阿布扎比Marawah岛水工项目方驳起重吊装专项施工方案,中交一航局三公司,水运工程,起重吊装工程,（二）采用起重机械进行安装的工程。,否,2025-06-20,2025-05-16,已备案、在实施,2025-02-25,2025-06-10,2025-06-10,2025-06-10,2025-06-16,2025-06-26,2025-06-26,6.0,1.0,"因施工计划调整，方驳起重吊装开始时间延后
",已备案、在实施,True,True,2025,6,-354,none,True,False
393.0,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋哈伊马角永利岛连接桥,道桥,预应力张拉、压浆专项施工方案,阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部,公路工程,桥涵工程,（一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。,否,2025-10-01,2025-09-01,已作废,2025-03-03,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"根据实际进度安排并结合已通过Baseline进度计划，调整该分项方案上报及审批时间施工方案有变，融合到箱梁施工专项方案里
",已作废,False,False,2025,10,-251,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋哈伊马角永利岛连接桥,道桥,现浇箱梁专项施工方案,阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部,公路工程,桥涵工程,（一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。,是,2025-11-25,2025-10-20,已审批、在实施,2025-03-03,2025-11-01,2025-11-01,2025-11-01,2025-11-03,2025-11-14,None,195.0,1.0,"根据实际进度安排并结合已通过Baseline进度计划，调整该分项方案上报及审批时间施工计划根据实际情况变更根据最新施工计划，项目箱梁施工时间为2025.11.25现浇箱梁施工超过一定规模，变更为超危大方案
",已审批、在实施,True,True,2025,11,-196,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋哈伊马角永利岛连接桥,道桥,箱梁模板支架专项施工方案,阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部,公路工程,大型临时工程,（三）支架高度5m及以上；跨度10m及以上，施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上。,是,2025-11-20,2025-11-10,已作废,2025-03-03,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"根据实际进度安排并结合已通过Baseline进度计划，调整该分项方案上报及审批时间施工计划按照实际变更根据最新施工计划，项目箱梁施工时间为2025.11.25箱梁支架方案与现浇箱梁方案合并
",已作废,False,False,2025,11,-201,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋哈伊马角永利岛连接桥,道桥,钢栈桥专项施工方案,阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部,公路工程,大型临时工程,（七）水上作业平台。,否,2025-04-20,2025-04-05,已审批、在实施,2025-03-03,2025-04-04,2025-04-04,2025-04-04,2025-04-11,2025-04-15,None,414.0,1.0,"现场未施工，施工工序稍有调整,
",已审批、在实施,True,True,2025,4,-415,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋哈伊马角永利岛连接桥,道桥,塔吊安拆专项施工方案.,None,公路工程,起重吊装工程,（三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。,否,2025-08-30,2025-07-30,已作废,2025-03-03,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"根据项目实际预付款情况&nbsp;往后调整一个月本项目航站楼临近停机坪及跑道，和机场核实最大起降机型庞巴迪冲8-400和跑道中心线到航站楼距离150.过渡段的障碍物高度计算146X1/7=20.85米。无法采用塔吊方案。最后采用25吨汽车吊。所以本专项方案取消。
",已作废,False,False,2025,8,-283,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋哈伊马角永利岛连接桥,道桥,钢板桩围堰专项施工方案,阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部,公路工程,大型临时工程,（一）围堰工程。,否,2025-07-30,2025-07-15,已审批、在实施,2025-03-03,2025-06-15,2025-06-15,2025-06-15,2025-06-25,2025-07-14,None,313.0,1.0,"施工计划变更
",已审批、在实施,True,True,2025,7,-314,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋哈伊马角永利岛连接桥,道桥,桥墩专项施工方案,阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部,公路工程,桥涵工程,（一）桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。,否,2025-11-10,2025-10-31,已审批、在实施,2025-03-03,2025-09-25,2025-09-25,2025-09-26,2025-09-29,2025-10-06,None,210.0,1.0,"工期计划变更由于现场工序调整推迟
",已审批、在实施,True,True,2025,11,-211,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋哈伊马角永利岛连接桥,道桥,永利岛灌注桩专项施工方案,阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部,公路工程,基础工程,（一）桩基础。,否,2025-08-20,2025-07-11,已备案、在实施,2025-07-11,2025-07-11,2025-07-11,2025-07-11,2025-07-17,2025-07-23,2025-07-23,0.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2025,8,-293,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋哈伊马角永利岛连接桥,道桥,塔吊安装方案,阿联酋哈伊马角永利岛连接桥项目部,公路工程,起重吊装工程,（三）起重机械设备自身的安装、运架、拆卸。,否,2025-11-30,2025-11-20,已审批、在实施,2025-10-22,2025-10-25,2025-10-25,2025-10-25,2025-11-01,2025-11-04,None,190.0,1.0,"不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案
",已审批、在实施,True,True,2025,11,-191,none,True,False
395.0,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜南城自贸区中外运仓库项目,建筑,钢结构安装施工方案,中交一航局三公司阿联酋迪拜南城自贸区中外运仓库项目部,房屋建设和市政基础设施工程,其它,（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。,否,2025-07-15,2025-06-20,已备案、在实施,2025-03-18,2025-06-30,2025-06-30,2025-07-01,2025-07-10,2025-07-15,2025-07-26,11.0,1.0,"修改方案编制单位
",已备案、在实施,True,True,2025,7,-329,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜南城自贸区中外运仓库项目,建筑,高支模施工方案,中交一航局三公司,房屋建设和市政基础设施工程,模板工程及支撑体系,（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。,否,2025-08-16,2025-08-01,已作废,2025-03-18,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"钢结构安装不存在模板支撑体系。模板支撑体系全在小单体建筑里面也没到危大的范围
",已作废,False,False,2025,8,-297,none,False,True
396.0,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比水上公共交通站工程,建筑,构件安装专项施工方案,一航局三公司阿布扎比水上交通站项目经理部,水运工程,起重吊装工程,（二）采用起重机械进行安装的工程。,否,2025-09-30,2025-08-10,已审批、在实施,2025-06-05,2025-09-09,2025-09-09,2025-09-09,2025-09-11,2025-09-21,None,251.0,1.0,"由于构件预制推迟，预制构件安装推迟至9月1日由于自身设计原因，业主对图纸尚未批复，现场施工推迟
",已审批、在实施,True,True,2025,9,-252,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比水上公共交通站工程,建筑,水上交通站桩基专项施工方案,一航局三公司阿布扎比水上交通站项目经理部,水运工程,基础工程,深水基础。,否,2025-07-20,2025-06-30,已备案、在实施,2025-06-06,2025-07-12,2025-07-12,2025-07-12,2025-07-17,2025-07-28,2025-08-01,12.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2025,7,-324,none,True,False
397.0,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程,建筑,办公楼主体结构专项施工方案,阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程项目部,房屋建设和市政基础设施工程,其它,（一）建筑幕墙安装工程。,否,2025-09-15,2025-08-25,已作废,2025-05-29,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"时间调整内容填报有误时间调整方案名称及危险性较大的分部分项工程范围填报错误，需删除后重新添加，名称修改为“模板工程及支撑体系专项施工方案”，危险性较大的分部分项工程范围修改为“模板工程及支撑体系“
",已作废,False,False,2025,9,-267,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程,建筑,食品基地-深基坑开挖专项施工方案,阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程项目部,房屋建设和市政基础设施工程,基坑工程,（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。,否,2025-08-05,2025-07-20,已备案、在实施,2025-06-30,2025-07-08,2025-07-08,2025-07-09,None,2025-07-11,2025-07-26,0.0,1.0,None,已备案、在实施,True,True,2025,8,-308,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程,建筑,食品基地钢结构专项方案,阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程项目经理部,房屋建设和市政基础设施工程,起重吊装及起重机械安装拆卸工程,（二）采用起重机械进行安装的工程。,否,2025-09-10,2025-08-22,已备案、在实施,2025-07-12,2025-08-21,2025-08-21,2025-08-21,None,2025-08-28,2025-09-05,0.0,1.0,"时间调整
",已备案、在实施,True,True,2025,9,-272,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程,建筑,阿布扎比食品基地项目模板工程及支撑体系专项施工方案,阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程项目部,房屋建设和市政基础设施工程,模板工程及支撑体系,（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。,否,2025-09-20,2025-08-27,已审批、在实施,2025-08-28,2025-08-29,2025-08-29,2025-08-29,2025-09-10,2025-09-12,None,261.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2025,9,-262,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程,建筑,阿布扎比食品基地项目龙门吊安装专项施工方案,阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程项目部,房屋建设和市政基础设施工程,起重吊装及起重机械安装拆卸工程,（三）起重机械安装和拆卸工程。,否,2026-03-07,2026-02-23,已审批、在实施,2026-01-10,2026-05-22,2026-05-22,2026-05-23,2026-05-27,2026-06-01,None,93.0,1.0,"分部分项工程开工时间调整
",已审批、在实施,True,True,2026,3,-94,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程,建筑,模板工程及支撑体系专项施工方案,阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程项目部,None,None,None,否,2025-09-20,2025-08-27,已作废,None,None,None,None,None,None,None,0,,None,已作废,False,False,2025,9,-262,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程,建筑,模板工程及支撑体系专项施工方案,阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地工程项目部,None,None,None,否,2025-09-20,2025-08-27,已作废,None,None,None,None,None,None,None,0,,None,已作废,False,False,2025,9,-262,none,False,True
398.0,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比KEZAD食品基地B1区二级基础设施项目,管网,深基坑开挖工程专项施工方案,阿联酋阿布扎比哈里发工业园B区食品基地基础工程项目部经理部,None,None,None,是,2025-09-05,2025-08-01,已备案、在实施,2025-05-27,2025-08-11,2025-08-11,2025-08-11,2025-09-08,2025-09-12,2025-09-26,21.0,1.0,"时间调整由于前期NOC和PTW手续办理问题，工期压力较大，业主要求先对基础设施综合管网的基坑开挖顺序进行调整，先对浅层2m的雨水管网的基坑位置进行施工。由于前期NOC和PTW手续办理问题，业主要求对综合管廊不超过2米的基础先进行开挖，开挖深度超过5米的基坑于9月开始进行施工。
",已备案、在实施,True,True,2025,9,-277,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比KEZAD食品基地B1区二级基础设施项目,管网,阿布扎比食品基地项目基础设施项目临时用电专项施工方案,阿联酋阿布扎比KEZAD食品基地B1区二级基础设施项目,房屋建设和市政基础设施工程,其它,None,否,2025-11-28,2025-11-28,已审批、在实施,2025-11-30,2025-12-08,2025-12-08,2025-12-11,2025-12-14,2025-12-20,None,192.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2025,11,-193,none,True,False
399.0,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比Al Bahia海滨道路改造项目,管网,灌注桩专项施工方案(暂定项),阿联酋阿布扎比Al Bahia海滨道路改造项目经理部,公路工程,基础工程,（一）桩基础。,否,2025-09-25,2025-09-10,已作废,2025-07-24,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"由于施工顺序调整导致开工日期延后。由于灌注桩专项施工方案已改成水压密实振冲，不属于危大方案，申请删除。
",已作废,False,False,2025,9,-257,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比Al Bahia海滨道路改造项目,管网,MSE Wall 挡墙安装方案,阿联酋阿布扎比Al Bahia海滨道路改造项目,房屋建设和市政基础设施工程,起重吊装及起重机械安装拆卸工程,（二）采用起重机械进行安装的工程。,否,2025-09-10,2025-08-25,已作废,2025-07-24,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"由于施工工序更改导致方案延后根据危大方案管理办法，房建建设与市政基础设施工程,MSE&nbsp;wall&nbsp;挡墙安装，不属于危大方案，登记错误。
",已作废,False,False,2025,9,-272,none,False,True
400.0,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目,建筑,卡尔巴起重吊装专项施工方案,阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目,水运工程,起重吊装工程,（二）采用起重机械进行安装的工程。,否,2026-10-15,2026-08-30,未审批、未实施,2025-09-30,None,None,None,None,None,None,0.0,1.0,"开工日期滞后，分项工程开工日期相应向后排布。
",未审批、未实施,False,True,2026,10,128,none,False,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目,建筑,卡尔巴钢板桩围堰专项施工方案,阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目,水运工程,大型临时工程,（一）围堰工程。,否,2026-08-31,2026-07-15,未审批、未实施,2025-09-30,None,None,None,None,None,None,0.0,1.0,"开工日期滞后，分项工程开工日期相应向后排布。由于战争原因，开工日期尚不确定，地勘试验也因战争原因滞后，尚未有地勘试验报告（目前现场试验已完成，仅需等待报告），需延后一个月等待报告出具。
",未审批、未实施,False,True,2026,8,83,none,False,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋沙迦卡尔巴摩托艇港开发项目,建筑,卡尔巴摩托艇港开发项目龙门吊安拆专项施工方案,中交一航局第三工程有限公司,水运工程,起重吊装工程,（二）采用起重机械进行安装的工程。,是,2026-08-15,2026-06-30,未审批、未实施,2026-04-19,None,None,None,None,None,None,0.0,1.0,None,未审批、未实施,False,True,2026,8,67,none,False,False
401.0,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,搅拌站建设专项施工方案,二航一,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,（三）起重机械安装和拆卸工程。,否,2026-02-15,2026-01-21,已审批、在实施,2026-01-22,2026-01-28,2026-01-28,2026-01-28,2026-01-30,2026-02-22,None,113.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,2,-114,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,处理中心模板及支撑工程专项施工方案(4包）,中交四航局二公司(4包）,民航工程,模板工程及支撑体系,（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。,否,2026-03-10,2026-02-25,已审批、在实施,2026-02-06,2026-03-02,2026-03-02,2026-03-02,2026-03-08,2026-03-17,None,90.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,3,-91,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,GSE&BHS隧道施工专项施工方案(4包）,中交四航局二公司(4包）,民航工程,模板工程及支撑体系,（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。,否,2026-03-28,2026-03-10,已审批、在实施,2026-02-06,2026-03-02,2026-03-02,2026-03-03,2026-03-08,2026-03-17,None,72.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,3,-73,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,临时用电施工组织设计(4包）,中交四航局二公司(4包）,电力工程,其他,（五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。,否,2026-02-28,2026-02-10,已审批、在实施,2026-02-09,2026-02-11,2026-02-11,2026-02-12,2026-02-18,2026-03-09,None,100.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,2,-101,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,场站建设施工方案（3包）,中交二航局一公司(3包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,（三）起重机械安装和拆卸工程。,否,2026-04-10,2026-03-01,已审批、在实施,2026-03-01,2026-03-01,2026-03-01,2026-03-01,2026-03-08,2026-03-16,None,59.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,4,-60,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,塔吊安装专项施工方案（3包）,中交二航局一公司(3包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,（三）起重机械安装和拆卸工程。,否,2026-04-10,2026-03-01,已审批、在实施,2026-03-01,2026-03-01,2026-03-01,2026-03-01,2026-03-08,2026-03-16,None,59.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,4,-60,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,门机安装专项施工方案（3包）,中交二航局一公司(3包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,None,是,2026-04-10,2026-03-01,已审批、在实施,2026-03-01,2026-03-01,2026-03-01,2026-03-01,2026-03-08,2026-03-16,None,59.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,4,-60,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,履带吊安拆专项施工方案（3包）,中交二航局一公司(3包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,None,是,2026-04-10,2026-03-01,已审批、在实施,2026-03-01,2026-03-04,2026-03-04,2026-03-04,2026-03-11,2026-03-17,None,59.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,4,-60,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,临时用电专项施工方案（3包）,中交二航局一公司(3包）,电力工程,其他,（五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。,否,2026-04-09,2026-03-01,已审批、在实施,2026-03-01,2026-03-02,2026-03-02,2026-03-02,2026-03-08,2026-03-13,None,60.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,4,-61,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,塔吊施工监管方案(4包）,中交四航局二公司(4包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,（三）起重机械安装和拆卸工程。,否,2026-04-20,2026-03-10,已审批、在实施,2026-03-05,2026-03-05,2026-03-05,2026-03-05,2026-03-11,2026-03-20,None,49.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,4,-50,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,钢筋加工厂钢结构大棚专项施工方案(2包）,中交一航局三公司（2包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,（二）采用起重机械进行安装的工程。,否,2026-04-20,2026-03-10,已审批、在实施,2026-03-05,2026-03-05,2026-03-05,2026-03-05,2026-03-11,2026-03-19,None,49.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,4,-50,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,混凝土拌和站施工监管方案(4包）,中交四航局二公司(4包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,（二）采用起重机械进行安装的工程。,否,2026-05-05,2026-04-10,已审批、在实施,2026-03-13,2026-03-14,2026-03-14,2026-03-16,2026-03-17,2026-03-30,None,34.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,5,-35,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,临时用电施工组织设计(2包）,中交一航局三公司（2包）,电力工程,其他,（五）用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的临时用电工程。,否,2026-04-20,2026-03-30,已审批、在实施,2026-03-13,2026-03-14,2026-03-14,2026-03-16,2026-03-17,2026-03-30,None,49.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,4,-50,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,履带吊安装和拆卸专项施工方案(4包）,中交四航局二公司(4包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,None,是,2026-05-10,2026-04-15,已审批、在实施,2026-03-24,2026-04-03,2026-04-03,2026-04-03,2026-04-21,2026-04-25,None,29.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,5,-30,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,龙门吊施工监管方案(4包）,中交四航局二公司(4包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,None,是,2026-05-10,2026-04-15,已作废,2026-03-24,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"因联营单位公司审查意见对方案名称进行了调整（其他不变），现申请删除该方案清单，重新登记该方案。
",已作废,False,False,2026,5,-30,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,混凝土拌合站钢结构料仓大棚安装专项施工方案(2包）,中交一航局三公司（2包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,（二）采用起重机械进行安装的工程。,否,2026-04-25,2026-03-30,已作废,2026-03-24,None,None,None,None,None,None,0,1.0,"因审查意见修改了方案名称《混凝土拌合站结构安装专项施工方案》，现申请删除该方案清单，重新登记《混凝土拌合站结构安装专项施工方案》。
",已作废,False,False,2026,4,-45,none,False,True
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,预制场龙门吊安装专项施工方案,中交一航局三公司（2包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,None,是,2026-05-20,2026-04-30,已审批、在实施,2026-03-24,2026-04-15,2026-04-15,2026-04-15,2026-05-09,2026-05-16,None,19.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,5,-20,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,履带起重机安装专项施工方案,中交一航局三公司（2包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,None,是,2026-05-20,2026-04-30,已审批、在实施,2026-03-24,2026-04-15,2026-04-15,2026-04-15,2026-05-09,2026-05-14,None,19.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,5,-20,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,混凝土拌合站结构安装专项施工方案,中交一航局三公司（2包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,（二）采用起重机械进行安装的工程。,否,2026-04-25,2026-03-30,已审批、在实施,2026-03-25,2026-03-25,2026-03-25,2026-03-25,2026-03-30,2026-04-10,None,44.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,4,-45,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,门式起重机安装及拆除施工监管方案,中交四航局二公司(4包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,None,是,2026-05-10,2026-04-15,已审批、在实施,2026-03-25,2026-03-25,2026-03-25,2026-03-25,2026-04-08,2026-04-13,None,29.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,5,-30,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,钢筋加工厂钢结构棚专项施工方案（4包）,四航二（4包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,（二）采用起重机械进行安装的工程。,否,2026-05-31,2026-04-30,已审批、在实施,2026-04-22,2026-04-22,2026-04-22,2026-04-22,2026-05-03,2026-05-14,None,8.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,5,-9,none,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,钢筋加工厂桥式起重机安装专项施工方案（2包）,一航三,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,（三）起重机械安装和拆卸工程。,否,2026-06-30,2026-05-15,已审批、未实施,2026-05-08,2026-05-08,2026-05-08,2026-05-08,2026-05-18,2026-05-23,None,0.0,1.0,None,已审批、未实施,True,True,2026,6,21,none,False,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,处理中心现浇倒T梁专项施工方案(4包）,中交四航局二公司(4包）,民航工程,模板工程及支撑体系,None,是,2026-07-20,2026-05-15,审批中、未实施,2026-05-28,2026-06-02,2026-06-02,2026-06-03,None,None,None,0.0,1.0,None,审批中、未实施,False,True,2026,7,41,yellow,True,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,GSE隧道预制梁安装专项施工方案(2包）,中交一航局三公司（2包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,（二）采用起重机械进行安装的工程。,否,2026-08-20,2026-06-30,未审批、未实施,2026-06-08,None,None,None,None,None,None,0.0,1.0,None,未审批、未实施,False,True,2026,8,72,none,False,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,GSE隧道现浇段顶板模板及支撑体系专项施工方案(2包）,中交一航局三公司（2包）,民航工程,模板工程及支撑体系,None,是,2026-08-31,2026-06-30,未审批、未实施,2026-06-08,None,None,None,None,None,None,0.0,1.0,None,未审批、未实施,False,True,2026,8,83,none,False,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,隧道顶板专项施工方案（3包）,中交二航局一公司(3包）,民航工程,模板工程及支撑体系,None,是,2026-08-31,2026-06-30,未审批、未实施,2026-06-08,None,None,None,None,None,None,0.0,1.0,None,未审批、未实施,False,True,2026,8,83,none,False,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,预制构件安装专项施工方案（3包）,中交二航局一公司(3包）,民航工程,起重吊装及安装拆卸工程,None,是,2026-08-20,2026-06-20,未审批、未实施,2026-06-08,None,None,None,None,None,None,0.0,1.0,None,未审批、未实施,False,True,2026,8,72,none,False,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,T梁预制、运输和安装专项施工方案(4包）,中交四航局二公司(4包）,None,None,None,否,2026-07-20,2026-06-15,已添加、未实施,None,None,None,None,None,None,None,0,,None,已添加、未实施,False,True,2026,7,41,yellow,False,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,BHS处理中心/GSE隧道现浇板专项施工方案(4包）,中交四航局二公司(4包）,None,None,None,是,2026-06-10,2026-05-15,已添加、未实施,None,None,None,None,None,None,None,0,,None,已添加、未实施,False,True,2026,6,1,orange,False,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,APM Tunnel支架法现浇顶板专项施工方案(2包）,中交一航局三公司（2包）,None,None,None,是,2026-11-30,2026-11-01,已添加、未实施,None,None,None,None,None,None,None,0,,None,已添加、未实施,False,True,2026,11,174,none,False,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,APM隧道预制梁安装专项施工方案(2包）,中交一航局三公司（2包）,None,None,None,否,2026-11-25,2026-10-25,已添加、未实施,None,None,None,None,None,None,None,0,,None,已添加、未实施,False,True,2026,11,169,none,False,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,预制场龙门吊拆卸专项施工方案,中交一航局三公司（2包）,None,None,None,否,2027-06-25,2027-06-10,已添加、未实施,None,None,None,None,None,None,None,0,,None,已添加、未实施,False,True,2027,6,381,none,False,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,履带吊拆除专项施工方案,中交一航局三公司（2包）,None,None,None,否,2027-06-25,2027-06-10,已添加、未实施,None,None,None,None,None,None,None,0,,None,已添加、未实施,False,True,2027,6,381,none,False,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,塔吊拆除专项施工方案（3包）,中交二航局一公司(3包）,None,None,None,否,2027-06-15,2027-05-31,已添加、未实施,None,None,None,None,None,None,None,0,,None,已添加、未实施,False,True,2027,6,371,none,False,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,门机拆除专项施工方案（3包）,中交二航局一公司(3包）,None,None,None,否,2027-06-15,2027-05-31,已添加、未实施,None,None,None,None,None,None,None,0,,None,已添加、未实施,False,True,2027,6,371,none,False,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,钢筋加工厂桥式起重机拆除专项施工方案（2包）,一航三,None,None,None,否,2027-06-30,2027-06-06,已添加、未实施,None,None,None,None,None,None,None,0,,None,已添加、未实施,False,True,2027,6,386,none,False,False
,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋迪拜马克图姆国际机场地下结构工程项目,生态环保,BHS隧道支架法现浇顶板专项施工方案（2包）,一航三（2包）,None,None,None,是,2026-08-15,2026-07-15,已添加、未实施,None,None,None,None,None,None,None,0,,None,已添加、未实施,False,True,2026,8,67,none,False,False
402.0,中国港湾中东区域公司,阿拉伯联合酋长国,阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新工程项目,建筑,阿联酋阿布扎比哈里发港EGA泊位翻新工程临时用电专项施工方案,中交一航局三公司,水运工程,其他,None,否,2026-04-15,2026-03-16,已审批、在实施,2026-03-16,2026-03-16,2026-03-16,2026-03-19,2026-03-29,2026-04-21,None,54.0,1.0,None,已审批、在实施,True,True,2026,4,-55,none,True,False
